Ajakava

=Ajakava= Sooritatud tegevused
 * Aeg || Tegevus ||
 * 2009/2010 õa || Projektile eelnenud tegevused: ||
 * || Projektiwiki http://gagvirtuaaltuur.wikispaces.com/ loomine (haridustehnoloog). ||
 * || Pildi -ja videotöötluse integreerimine kunstiõpetusse [] (kunstiõpetaja). ||
 * || Konsultatsioonid virtuaaltuuri loomiseks (haridustehnoloog, arendusjuht, IT-tehnik). ||
 * || Projektiplaani ja eelarve koostamine (haridustehnoloog, arendusjuht, huvijuht, IT-tehnik). ||
 * September 2010 || Projekti tegevuste planeerimine, projekti tutvustamine GAG õpilastele ja õpetajatele (huvijuht, IT-tehnik). ||
 * || Õpilastest projekti töörühmade moodustamine (huvijuht, arendusjuht) ||
 * || Projektiwiki täiendamine (haridustehnoloog). ||
 * Oktoober 2010 || Piltmaterjali kogumine aulast ja akadeemikute galeriist virtuaalse tuuri jaoks (gümnaasiumiõpilased, kaasatud spetsialist). ||
 * || Fototöötlusprogrammidega tutvumine ja ettevalmistus panoraampildi loomiseks arvutisse (gümnaasiumiõpilased, kaasatud spetsialist). ||
 * || Aulast ja Akadeemikute galeriist infomaterjali kogumine ja töötlemine (kooli erinevate vanuseastmete õpilased, aineõpetajad). ||
 * || Projektiwiki täiendamine, virtuaaltuurist õppematerjali loomine (haridustehnoloog) ||
 * November 2010 || Panoraampildi loomine arvutis, pildi jaotamine kuubi külgedeks (gümnaasiumiõpilased, kaasatud spetsialist). ||
 * || Aulast ja Akadeemikute galeriist infomaterjali kogumine ja töötlemine (kooli erinevate vanuseastmete õpilased, aineõpetajad). ||
 * || Infomaterjali tõlkimine inglise, rootsi, prantsuse ja vene keelde (gümnaasiumi õpilased, võõrkeelte õppetool). ||
 * || Projektiwiki täiendamine, virtuaaltuurist õppematerjali loomine (haridustehnoloog). ||
 * Detsember 2010 || Virtuaaltuuri programmeerimine (xml failide muutmine) (gümnaasiumiõpilased, kaasatud spetsialist). ||
 * || Virtuaaltuuri avalikustamine kooli kodulehele ja infotahvlitele paigutamine (IT-spetsialist) ||
 * || Projektiwiki täiendamine, virtuaaltuurist õppematerjali loomine (haridustehnoloog). ||
 * || Projekti tulemuste tutvustamine kooliperele (projekti liikmed). ||
 * <span style="display: block; font-family: 'Arial Narrow','sans-serif'; font-size: 11pt;">Jaanuar 2011 || <span style="display: block; font-family: 'Arial Narrow','sans-serif'; font-size: 11pt;">Projekti tutvustamine haridusavalikkusele (direktor, projekti liikmed). ||
 * <span style="display: block; font-family: 'Arial Narrow','sans-serif'; font-size: 11pt;">Edasised tegevused alates jaanuar 2011 || <span style="display: block; font-family: 'Arial Narrow','sans-serif'; font-size: 11pt;">Projekti II etapp: Tallinna vanima säilinud kasutusel oleva ruumi – algklasside aulast, peamaja keldrikorrusest, Inglhoovist (endine nunnade kalmistu) virtuaaltuuri loomine. ||